# 微网格闭环执行排期（2025 Q4）

> 基于 `MICRO_GRID_CONTROL.md` 与 `MICRO_GRID_ROADMAP.md` 的任务拆解，结合当前日期（2025-10-09）给出未来 8 周的实际排期。时间以自然周为单位，可根据人力调整；若节假日影响，请在周会评估后更新本文件。

---

## 0. 前提与角色
- **起始日期**：2025-10-09（周四），排期从 10 月第 2 周开始。
- **Sprint 长度**：2 周，周一开始、周五验收。
- **关键角色**  
  - `Core Strat`：策略开发负责人  
  - `Infra`：指标、监控、部署  
  - `Risk`：RiskEngine / Kill-switch / 风控流程  
  - `QA/Sandbox`：仿真、沙盒演练、验收  
  - `Ops`：运维、报警、Runbook

---

## 1. Sprint 1（Telemetry 基线）
- **时间**：2025-10-13（周一） ~ 2025-10-24（周五）  
- **目标**：完成 T1 指标采集与监控，打通 Prometheus → Grafana → Alertmanager。

| 日期 | 工作项 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/13-17 | Prometheus Exporter 接入新指标（`grid_fills_per_minute`, `maker_ratio`, `risk_*` 等）并补充采集窗口配置 | Infra | 对齐 `packages/telemetry` 中新增 Gauge |
| 10/17 | Grafana 面板原型（库存、成交率、Kill-switch、对冲效率） | Infra / QA | 面板链接 + 面板配置导出 |
| 10/20-22 | Alertmanager 规则：低成交率、maker 占比、Kill-switch 触发、数据断流 | Infra / Ops | 输出报警清单 & 测试截图 |
| 10/23 | 10 分钟长跑验证，记录指标截图与报警触发结果 | QA/Sandbox | 包含日志与 Prometheus 截图 |
| 10/24 | Sprint review：提交验收报告 + README 指标入口更新 | 所有人 | 与 `MICRO_GRID_ROADMAP` T1 验收项对齐 |

**交付物**：Grafana dashboard JSON、Alertmanager 规则、验收报告（附指标截图）。

---

## 2. Sprint 2（核心闭环上线）
- **时间**：2025-10-27（周一） ~ 2025-11-07（周五）  
- **目标**：完成 T2/T3 —— 库存闭环与成交率 PI 控制在仿真/沙盒中验证。

| 日期 | 工作项 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/27-29 | 库存偏置执行器调参（价格外移、数量缩放、taker 对冲） | Core Strat | 结合当前 `GridMaker` 逻辑，确认阈值 |
| 10/30-31 | 成交率 PI 控制回放脚本（常规 / 高波动场景） | QA/Sandbox | 输出 KPI 曲线 (`δ`, `fills/min`) |
| 11/03 | 沙盒 12h 演练（低资金账户） | QA/Sandbox / Infra | 记录 `grid_*` & `risk_*` 指标 |
| 11/04 | 风控联调：确认对冲限额、Kill-switch 记录 | Risk / Core Strat | 产出风控确认纪要 |
| 11/05-06 | 问题修复与二次验证 | Core Strat / QA | 整理异常与 patch 记录 |
| 11/07 | Sprint review：验收报告 + 关键日志/截图存档 | 全体 | 参考 `MICRO_GRID_ROADMAP` T2/T3 Checklist |

**交付物**：仿真/沙盒报告、库存偏移配置示例、成交率调节日志。

---

## 3. Sprint 3（结构跟随 + 费用拨盘）
- **时间**：2025-11-10（周一） ~ 2025-11-21（周五）  
- **目标**：实现 T4/T5 —— 深度驱动调节、费用拨盘逻辑及可视化。

| 日期 | 工作项 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10-12 | 盘口深度采样与调节策略实现（Q 与层数协调） | Core Strat | 与库存闭环共存测试 |
| 11/13-14 | 费用模型（返佣/手续费/资金费）统一 & 拨盘逻辑 | Core Strat / Risk | 配置化阈值 |
| 11/17 | Grafana 费用/深度面板、报警阈值 | Infra | `grid_depth_ratio`, `fee_net_bps` 等 |
| 11/18-20 | 沙盒验证（高深度 / 低深度 / 费用为负场景） | QA/Sandbox | 提供 24h 指标曲线 |
| 11/21 | Sprint review：调节日志、面板链接、报警记录 | 全体 | 复核 T4/T5 Checklist |

---

## 4. Sprint 4（稳定性护栏）
- **时间**：2025-11-24（周一） ~ 2025-12-05（周五）  
- **目标**：落实 T6/T7 —— 队列退避、Kill-switch 演练、性能压测、Runbook。

| 日期 | 工作项 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/24-27 | 队列排位采集与自动退避策略实现 & 指标输出 | Infra / Core Strat | 集成 rate limiter / GridMaker |
| 11/28 | Kill-switch 演练（对冲失败、数据断流、Delta 失控） | Risk / Ops / QA | 提供演练报告（含报警截图） |
| 12/01-03 | 性能压测（多实例 / 高频）、CPU/内存 Profiling | Infra | 调优结论与建议 |
| 12/04 | Ops Playbook 更新：Kill-switch、降级、回滚步骤 | Ops / Core Strat | 文档路径 `docs/OPERATIONS_PLAYBOOK.md` |
| 12/05 | Sprint review：提交演练记录、性能报告、Playbook 更新 | 全体 | 完成 T6/T7 验收 |

---

## 5. 持续任务（Post-M4）
- 多标的协同、极限模式灰度、参数自学习、灰度上线流程等工作，按需求拆入 2025-12 之后的迭代。
- 保持与 `MICRO_GRID_CONTROL.md` 同步：每次新增策略/监控逻辑需回写文档并更新 Roadmap。

---

## 6. 更新流程
- 若人力、节奏或优先级变化，需在每周例会上回顾并更新表格，同时：
  1. 修改 `MICRO_GRID_ROADMAP.md` 对应 Sprint/任务状态；
  2. 在项目管理工具（issue board）同步任务状态；
  3. 将变更记录在本文件底部的 **Revision Log**。

### Revision Log
| 日期 | 描述 | 记录人 |
| --- | --- | --- |
| 2025-10-09 | 初版排期（Sprint1~Sprint4） | Codex |

